Rol: Administrador |  |

Administrador

Relaciones

Adicionalmente realiza

- C3 - Seguimiento de la línea base
- C7 - Especificar la Liberación
- CU1 - Definir métodos de comunicación e informarlos
- CU2 - Seguimiento de satisfacción del cliente
- CU3 - Reunión conmemorativa
- CU4 - Reunión informativa
- CU5 - Elaborar documento informativo
- E2 - Auto-estudio
- G7 - Elaborar acta de reunión de equipo
- P11 - Preparar el entorno de capacitación
- P12 - Capacitación
- P1 - Planificar la implantación
- R1 - Reunión de requerimientos
- R2 - Especificar requerimientos
- R7 - Definir alcance del sistema
- R8 - Definir glosario

Modifica

- Acta de reunión con el director del proyecto
- Descripción del Proyecto
- Documento de evaluación y ajuste al plan de proyecto
- Documento de riesgos
- Estimaciones y mediciones
- Informe de conclusiones de la fase
- Informe de situación de proyecto
- Informe final de proyecto
- Lecciones Aprendidas
- Plan de la iteración
- Plan de proyecto
- Presentación al director del proyecto
- Presentación de cierre de proyecto
- Presentación del sistema
- Registro de actividades

Uso del proceso

- Dimensión del tiempo > Fase inicial > Fase inicial - Iteración 1 > Administrador
- Dimensión del tiempo > Fase inicial > Fase inicial - Iteración 2 > Administrador
- Dimensión del tiempo > Fase de elaboración > Fase de elaboración - Iteración 1 > Administrador
- Dimensión del tiempo > Fase de elaboración > Fase de elaboración - Iteración 2 > Administrador
- Dimensión del tiempo > Fase de construcción > Fase de construcción - Iteración 1 > Administrador
- Dimensión del tiempo > Fase de construcción > Fase de construcción - Iteración 2 > Administrador
- Dimensión del tiempo > Fase de transición > Fase de transición - Iteración 1 > Administrador
- Dimensión del tiempo > Fase inicial > Fase inicial - Iteración 1 > Administrador
- Dimensión del tiempo > Fase inicial > Fase inicial - Iteración 2 > Administrador
- Dimensión del tiempo > Fase de elaboración > Fase de elaboración - Iteración 1 > Administrador
- Dimensión del tiempo > Fase de elaboración > Fase de elaboración - Iteración 2 > Administrador
- Dimensión del tiempo > Fase de construcción > Fase de construcción - Iteración 1 > Administrador
- Dimensión del tiempo > Fase de construcción > Fase de construcción - Iteración 2 > Administrador
- Dimensión del tiempo > Fase de transición > Fase de transición - Iteración 1 > Administrador
- Dimensión del tiempo > Fase inicial > Fase inicial - Iteración 1 > Administrador
- Dimensión del tiempo > Fase inicial > Fase inicial - Iteración 2 > Administrador
- Dimensión del tiempo > Fase de elaboración > Fase de elaboración - Iteración 1 > Administrador
- Dimensión del tiempo > Fase de elaboración > Fase de elaboración - Iteración 2 > Administrador
- Dimensión del tiempo > Fase de construcción > Fase de construcción - Iteración 1 > Administrador
- Dimensión del tiempo > Fase de construcción > Fase de construcción - Iteración 2 > Administrador
- Dimensión del tiempo > Fase de transición > Fase de transición - Iteración 1 > Administrador

Descripción principal

Es el responsable de asignar recursos, establecer prioridades, coordinar las interacciones con clientes y usuarios y generalmente mantiene al equipo del proyecto enfocado en la meta correcta. También establece prácticas que aseguran la integridad y calidad de los entregables del proyecto.Es quien realiza el plan de proyecto y lo ajusta en cada fase.

Debe conocer perfectamente el Modelo de Proceso a seguir y entender los requerimientos del sistema.

Hace el seguimiento del proyecto, hace Estimaciones y Mediciones de tiempo, esfuerzo y tamaño del proyecto y controla el avance para cada disciplina.

Es responsable de que se analicen y evalúen los riesgos del proyecto en todas las áreas del proyecto.

Es el responsable de realizar la Reunión de Equipo y de llevar adelante la misma.

Personal

Habilidades | - Debe tener habilidades de comunicación interpersonal. - Capacidad de liderazgo. - Capacidad para organizar actividades y recursos.