Descriptor de tareas: V3 - Planificar las pruebas de la iteración

Tarea: V3 - Planificar las pruebas de la iteración |  |

V3 - Planificar las pruebas de la iteración

Objetivo

Esta actividad tiene como objetivo realizar la planificación (cronograma) de las actividades de verificación de la iteración.

Relaciones

Roles

Principal:

- Responsable de verificación

Adicional:

- Asistente de verificación
- Coordinador de desarrollo

Asistencia:

Entradas

Obligatoria:

- Modelo de casos de uso
- Modelo de diseño
- Plan de desarrollo
- Plan de verificación de la iteración
- Plan de verificación y validación

Opcional:

- Ninguno

Externa:

- Ninguno

Salidas

- Plan de verificación de la iteración

Descripción principal

El Responsable de Verificación debe realizar el cronograma de actividades de verificación de la iteración, teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo (y el Plan de Integración de la Iteración) y en conjunto con el Coordinador de Desarrollo. Este cronograma debe incluir los elementos que se deben verificar en la iteración, quien debe hacer cada verificación, cuando se debe comenzar a realizar cada verificación y en que fecha debe entregar el informe de verificación correspondiente. También debe planificar la fecha de comienzo de la Evaluación de la verificación, quien realiza la evaluación y en que fecha se debe entregar el documento Evaluación de la Verificación.

Propiedades

Varias apariciones |
Condicionado por sucesos |
Continuo |
Opcional |
Planeado |
Se puede repetir |