Tarea: G2 - Seguimiento del proyecto |  |

G2 - Seguimiento del proyecto
Disciplinas: Gestión de proyecto

Objetivo

Esta actividad tiene como objetivo realizar el seguimiento de las actividades que se realizan durante el proyecto y la situación del mismo, para asegurar que el avance del proyecto se está cumpliendo de acuerdo a lo planificado.

Relaciones

Roles

Realizador principal:

- Administrador

Otras actividades adicionales que realiza:

- Coordinador de desarrollo

Entradas

Obligatoria:

- Estimaciones y mediciones
- Plan de desarrollo
- Plan de la iteración
- Plan de proyecto
- Registro de actividades

Opcional:

- Ninguno

Salidas

- Informe de situación de proyecto

Uso del proceso

- Dimensión del tiempo > Fase inicial > Fase inicial - Iteración 1 > G2 - Seguimiento del proyecto
- Dimensión del tiempo > Fase inicial > Fase inicial - Iteración 2 > G2 - Seguimiento del proyecto
- Dimensión del tiempo > Fase de elaboración > Fase de elaboración - Iteración 1 > G2 - Seguimiento del proyecto
- Dimensión del tiempo > Fase de elaboración > Fase de elaboración - Iteración 2 > G2 - Seguimiento del proyecto
- Dimensión del tiempo > Fase de construcción > Fase de construcción - Iteración 1 > G2 - Seguimiento del proyecto
- Dimensión del tiempo > Fase de construcción > Fase de construcción - Iteración 2 > G2 - Seguimiento del proyecto
- Dimensión del tiempo > Fase de transición > Fase de transición - Iteración 1 > G2 - Seguimiento del proyecto
- Dimensión del tiempo > Fase inicial > Fase inicial - Iteración 1 > G2 - Seguimiento del proyecto
- Dimensión del tiempo > Fase inicial > Fase inicial - Iteración 2 > G2 - Seguimiento del proyecto
- Dimensión del tiempo > Fase de elaboración > Fase de elaboración - Iteración 1 > G2 - Seguimiento del proyecto
- Dimensión del tiempo > Fase de elaboración > Fase de elaboración - Iteración 2 > G2 - Seguimiento del proyecto
- Dimensión del tiempo > Fase de construcción > Fase de construcción - Iteración 1 > G2 - Seguimiento del proyecto
- Dimensión del tiempo > Fase de construcción > Fase de construcción - Iteración 2 > G2 - Seguimiento del proyecto
- Dimensión del tiempo > Fase de transición > Fase de transición - Iteración 1 > G2 - Seguimiento del proyecto
- Dimensión del tiempo > Fase inicial > Fase inicial - Iteración 1 > G2 - Seguimiento del proyecto
- Dimensión del tiempo > Fase inicial > Fase inicial - Iteración 2 > G2 - Seguimiento del proyecto
- Dimensión del tiempo > Fase de elaboración > Fase de elaboración - Iteración 1 > G2 - Seguimiento del proyecto
- Dimensión del tiempo > Fase de elaboración > Fase de elaboración - Iteración 2 > G2 - Seguimiento del proyecto
- Dimensión del tiempo > Fase de construcción > Fase de construcción - Iteración 1 > G2 - Seguimiento del proyecto
- Dimensión del tiempo > Fase de construcción > Fase de construcción - Iteración 2 > G2 - Seguimiento del proyecto
- Dimensión del tiempo > Fase de transición > Fase de transición - Iteración 1 > G2 - Seguimiento del proyecto

Descripción principal

El Administrador realizará la consolidación de los registros de actividades de cada integrante del equipo y realizará la discriminación de éstos datos por disciplina y rol. Con esto obtendrá información del esfuerzo realizado. Además deberá realizar reuniones para evaluar el estado actual del cronograma de proyecto, detectando las actividades atrasadas y tomando medidas al respecto.