Fase: Fase de elaboración |  |

| Descripción |  | Estructura de desglose de trabajo |  | Asignación de equipos |  | Utilización del producto de trabajo |  |

Relaciones

Actividades principales

- Dimensión del tiempo

Descripción

## Introducción

- En esta fase se estabilizan los requerimientos, arquitectura y planes.

- Se desarrolla el plan del proyecto, y se mitigan los riesgos más altos del proyecto.

- Se completa el Diseño.

- Se puede determinar el costo para la realización del desarrollo.

- Se construye un prototipo ejecutable de la arquitectura, que contiene los casos de uso críticos identificados en la fase inicial (que generalmente expone los mayores riesgos técnicos del proyecto).

- Dependiendo del proyecto se puede construir también un prototipo evolutivo de un componente, para estudiar la viabilidad de un componente o para demostraciones a clientes y usuarios finales.

## Objetivos

- Conocimiento de todo el sistema a construir:

  - Especificar y validar completamente los requerimientos

  - Definir completamente el alcance

- Estabilizar la arquitectura, obtener una versión ejecutable de la misma y haberla evaluado

- Definir e instalar todo el ambiente de desarrollo basado en la arquitectura del sistema

- Definir la gestión del proyecto apropiada para la Fase de Construcción: Establecer el cronograma del proyecto.

- - Establecer el cronograma del proyecto.

  - Establecer la estrategia de seguimiento del proyecto.

  - Definir el plan de desarrollo

  - Definir completamente la línea base del proyecto.

- Preparar la Fase de Construcción

## Actividades críticas

- Especificar los Requerimientos.

- Validar los Requerimientos.

- Validar con Prototipo.

- Priorizar los Requerimientos.

- Definir el Alcance del Sistema.

- Definir Pautas para la Interfase de Usuario

- Diseñar el Sistema.

- Describir la Arquitectura del Sistema.

- Comunicar el Diseño a Implementadores

- Planificar la Integración de la Iteración.

- Integrar el Sistema.

- Ajustar y controlar el desarrollo.

- Planificar el Proyecto.

- Gestión de Riesgos.

- Estimaciones y Mediciones.

- Definir la Línea Base del Proyecto.

- Definir y generar el ambiente controlado.

- Planificar laVerificación.

- Especificar los Casos de Prueba.

- Verificación Unitaria.

- Definir Estándares de Doc. de Usuario.

## Actividades no críticas

- Planificar la Calidad

- Revisión Técnica Formal (RTF’s)

- Revisar las entregas.

- Revisión de Ajuste al Proceso

- Planificar la Configuración

- Documentación de Usuario

- Planificar la Transición.

- Desarrollar los Materiales para Capacitación.

- Seguimiento de la Línea Base del Proyecto.

Propiedades

Condicionado por sucesos |
Varias apariciones |
Continuo |
Opcional |
Planeado |
Se puede repetir |