Tarea: V2 - Evaluar y ajustar el plan de VyV |  |

V2 - Evaluar y ajustar el plan de VyV
Disciplinas: Verificación

Objetivo

Esta actividad tiene como objetivo contrastar la situación real de la verificación contra la planificada en el Plan de Verificación y Validación al comienzo del Proyecto y en cada iteración.

Relaciones

Roles

Realizador principal:

- Responsable de verificación

Otras actividades adicionales que realiza:

Entradas

Obligatoria:

- Plan de verificación de la iteración
- Plan de verificación y validación

Opcional:

- Ninguno

Salidas

- Documento de evaluación y ajuste del plan de VyV

Uso del proceso

- Dimensión del tiempo > Fase de elaboración > Fase de elaboración - Iteración 1 > V2 - Evaluar y ajustar el plan de VyV
- Dimensión del tiempo > Fase de elaboración > Fase de elaboración - Iteración 2 > V2 - Evaluar y ajustar el plan de VyV
- Dimensión del tiempo > Fase de construcción > Fase de construcción - Iteración 2 > V2 - Evaluar y ajustar el plan de VyV
- Dimensión del tiempo > Fase de elaboración > Fase de elaboración - Iteración 1 > V2 - Evaluar y ajustar el plan de VyV
- Dimensión del tiempo > Fase de elaboración > Fase de elaboración - Iteración 2 > V2 - Evaluar y ajustar el plan de VyV
- Dimensión del tiempo > Fase de construcción > Fase de construcción - Iteración 2 > V2 - Evaluar y ajustar el plan de VyV
- Dimensión del tiempo > Fase de elaboración > Fase de elaboración - Iteración 1 > V2 - Evaluar y ajustar el plan de VyV
- Dimensión del tiempo > Fase de elaboración > Fase de elaboración - Iteración 2 > V2 - Evaluar y ajustar el plan de VyV
- Dimensión del tiempo > Fase de construcción > Fase de construcción - Iteración 2 > V2 - Evaluar y ajustar el plan de VyV

Descripción principal

- Se deben identificar las desviaciones que hayan ocurrido respecto a las actividades planificadas, y realizar las correcciones que sean necesarias tanto a las actividades de Verificación actuales como a la agenda prevista en el Plan de Verificación.
- Además se debe sacar mediciones de lo hecho contra lo planificado, ejemplos de estas medidas son:
-- Verificaciones de documentos hechas contra planificadas
-- Pruebas realizadas contra las planificadas en el Plan de Pruebas de la Iteración
- Los resultados de esta actividad proveerán una medida de lo acertado de la planificación realizada en el Plan de Verificación, y de las actividades efectivamente realizadas en cada iteración lo cual será registrado en un documento para cada evaluación realizada. Estos documentos se mantendrán adjuntos al Plan de Verificación.