Fase: Fase inicial |  |

| Descripción |  | Estructura de desglose de trabajo |  | Asignación de equipos |  | Utilización del producto de trabajo |  |

Relaciones

Actividades principales

- Dimensión del tiempo

Descripción

## Introducción

- En esta fase se delimita el alcance del proyecto, para lo cual se debe:

- Identificar todas las entidades externas con las que el sistema interactuará y definir en alto nivel la naturaleza de esta interacción, lo que implica identificar todos los casos de uso y describir unos pocos significantes.

- Establecer los criterios de aceptación, identificar los riesgos, y estimar los recursos necesarios.

- Elaborar un plan de fase que muestre los hitos más importantes.

- Comenzar a construir un prototipo ejecutable de la arquitectura, que contenga los casos de uso críticos identificados hasta el momento.

## Objetivos

## Actividades críticas

- Relevar los Requerimientos

- Especificar los Requerimientos

- Priorizar los Requerimientos

- Diseñar el Sistema

- Planificar la Integración de la Iteración.

- Actividades técnicas:

  - Preparar el ambiente de desarrollo.

- Auto estudio

- Implementar un prototipo que permita resolver los riesgos técnicos identificados.

- Reunión del Equipo del Proyecto

- Planificación de Proyecto

## Actividades no críticas

- Planificación de Calidad

- Planificación de Configuración

- Planificación de Verificación

- Definir el Glosario

Propiedades

Condicionado por sucesos |
Varias apariciones |
Continuo |
Opcional |
Planeado |
Se puede repetir |